Subject: 关于 SH-2026-0338 项目的几个问题，请于本周内答复
From: 郏澜 <[email-masked]>
To: 邹沐 <[email-masked]>
Cc: 翎越 项目组 <[email-masked]>
Date: Wed, 5 Aug 2026 09:40:00 +0800

邹经理：

项目推进到现在，我们内部对合同的几个条款理解不一致，需要贵司明确答复。
**请在本周五（8 月 7 日）前书面回复。**

**一、交付时间**

合同签订日是 3 月 12 日，建设期 6 个月，那么 **9 月 11 日应该完成初验**。
现在离 9 月 11 日只剩一个多月，贵司项目组说"可能要顺延"。

**顺延的依据是什么？顺延到什么时候？**

**二、移动端离线功能**

我们业务部门一直以为移动端是带离线功能的。上周演示时发现没有，
业务部门反应比较大。**这个功能到底在不在交付范围里？如果不在，为什么当初没说清楚？**

**三、接口数量**

我们现在梳理出来要对接 **5 个**第三方系统（OA、财务、考勤、门禁、招商系统）。
贵司项目组说只包 3 个。**多出来的 2 个要另外收费吗？收多少？**

**四、付款**

我们财务说，首付款要等"验收合格"才能付。但贵司在催首付款。
**首付款的付款条件到底是什么？**

**五、质保金**

我们理解质保金是首年运维结束后付，也就是终验后一年。
贵司说是两年。**到底是几年？**

**六、如果我们想终止合作**

这个问题比较敏感，但我必须问：**如果后续合作不顺利，我们能不能单方面终止？
需要什么条件？**

另外补充一点：我们业务资料是 **4 月 20 日**才提供齐的，
当时贵司项目组没说这会影响工期。**现在拿这个说事，我们不太能接受。**

请逐条书面答复。

郏澜
翎越商业管理有限公司　数字化项目负责人